<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="de-DE" xml:lang="de-DE" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. &gt;&gt; adopted for V-Modell-XT &lt;&lt; 0.4.1a. See http://www.hj-gym.dk/~hj/writer2latex for more info. -->
  <head profile="http://dublincore.org/documents/dcq-html/">
    <title>Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN)</title>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
    <link href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" rel="schema.DC" />
    <meta content="Vassilis Rizopoulos" name="DC.creator" />
    <meta content="2007-08-30T12:03:11" name="DC.date" />
    <meta content="de-DE" name="DC.language" />
    <link href="exportfiles/style.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body id="toc108">
    <div id="header">
      <div class="up">[<a href="1500ffbca526ac9.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="df42106fce7993f.html">Zurueck</a>] [<a href="150ff10746a19972.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
      <div class="down">
        <hr />
      </div>
    </div>
    <div dir="ltr" id="content">
      <h1><span class="SectionNumber">3 </span>Teil 3: <a id="ref6aa6f7a07a969d"></a>V-Modell-Referenz Tailoring</h1>
      <h2><span class="SectionNumber">3.7 </span><a id="ref1500ffbca526ac9"></a>Projektdurchführungsstrategien</h2>
      <h3><span class="SectionNumber">3.7.2 </span><a id="ref11c410746a12ec5"></a>Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN)</h3>
      <p class="VModellXTHeading6">
        <b>Beschreibung</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wie in Teil 1: →<a href="Projekt-V-Modell-XT.html#ref12476fba6d84a67">Grundlagen des V-Modells</a> bereits erläutert wurde, stellt das V-Modell für unterschiedliche →<a href="44e3fbda665f67.html#ref4b99fbe91d963b">Projekttyp</a>en jeweils speziell angepasste →<a href="44e3fbda665f67.html#ref13641fbe9196606">Projektdurchführungsstrategie</a>n zur Verfügung.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die →<a href="#ref11c410746a12ec5">Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN)</a> kommt nur für Projekte mit dem Projekttypen →<a href="174b8106fb0c445f.html#ref174b8106fb0c445f">Systementwicklungsprojekt (AG/AN)</a> in Betracht, also wenn für ein Systementwicklungsprojekt keine Trennung der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite in zwei separate Projekte erforderlich ist. Dies kann gegeben sein, wenn das Systementwicklungsprojekt entweder in einer Organisation durchgeführt wird oder aber zwar mehrere Organisationen beteiligt sind, diese jedoch bewusst in einem Projekt eng zusammenarbeiten. Im Unterschied zu den getrennten →Systementwicklungsprojekt (AG) und →Systementwicklungsprojekt (AN) entfallen somit das Ausschreibungs- und Vertragswesen sowie die doppelte Projektorganisation mit zwei Projektleitern.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die →<a href="#ref11c410746a12ec5">Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN)</a> basiert auf der Grundidee, dass das neue System weitgehend durch Integration bestehender Systemelemente erstellt wird. Wie bei anderen Projektdurchführungsstrategien auch wird dabei davon ausgegangen, dass die Anwenderanforderungen bereits zu Beginn des Projektes vom Anwender fest vorgegeben worden sind. Nachdem die Anforderungen im Entscheidungspunkt →<a href="16970fb30c68166.html#ref16970fb30c68166">Anforderungen festgelegt</a> fixiert worden sind, sind nachträgliche Änderungen an den Anforderungen lediglich über das Problem- und Änderungsmanagement sowie über den →<a href="44e3fbda665f67.html#ref37a1fbe919a38f">Entscheidungspunkt</a> →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> möglich. Der Systemersteller entwirft und realisiert bzw. integriert das System auf der Basis von Komponenten und liefert gegebenenfalls das System in Stufen (Teilsystemen) aus, die jede für sich abgenommen werden können.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Ein für die Integration vorgesehenes Systemelement (z.B. ein Segment oder eine HW/SW-Einheit) hat klar definierte Schnittstellen nach außen, kapselt Entwurf und Implementierung und kann mit anderen Systemelementen verbunden werden. Es ist sowohl fachlich als auch technisch unabhängig und besitzt eine gewisse Größe (im Sinne eines wirtschaftlichen Wertes). Allgemein werden von einem Systemelement für die Integration in der Projektdurchführungsstrategie →<a href="#ref11c410746a12ec5">Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN)</a> folgende Eigenschaften verlangt:</p>
      <ul>
        <li>Verfügbarkeit klarer, sauber definierter Schnittstellen</li>
        <li>Kommunikation mit der Außenwelt (zum Beispiel mit anderen Komponenten) ausschließlich über die definierten Schnittstellen</li>
        <li>Anpassung an bestimmte Anwendungsumgebungen (Customizing) nur über die Schnittstellen</li>
        <li>Realisierungsspezifika bleiben dem Benutzer verborgen (Blackbox-Sichtweise)</li>
      </ul>
      <p class="VModellXTTextbody">Nicht nur für die Neuentwicklung kann die Projektdurchführungsstrategie →<a href="#ref11c410746a12ec5">Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN)</a> verwendet werden. Auch für Weiterentwicklung und Migration von Altsystemen kommt diese Vorgehensweise in Frage. Hier ist zusätzlich eine →<a href="b9aef9e5732a2b.html#refb9aef9e5732a2b">Altsystemanalyse</a> zu erstellen. Die Durchführung einer Altsystemanalyse ist abhängig vom Zustand des Altsystems beziehungsweise seiner Dokumentation und erfolgt im Rahmen der Spezifikation des Gesamtsystems (→<a href="1353cfb30c95ca5.html#ref1353cfb30c95ca5">System spezifiziert</a>).</p>
      <p class="VModellXTHeading6">
        <b>Ablauf</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-AGANKomponenten.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-AGANKomponenten.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration58">38</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die Entscheidungspunkte<i> </i>der Projektdurchführungsstrategie sowie der Ablauf eines Entwicklungszyklus sind in <a href="#seqrefIllustration58">Abbildung 38</a> dargestellt. Im Folgenden wird anhand der durchlaufenen Entscheidungspunkte der Ablauf einer →<a href="44e3fbda665f67.html#ref10c221089afdd6fb">Iteration</a> der Systementwicklung beschrieben:</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration59">39</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 1</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Unter Federführung eines Sponsors wird ein Projektvorschlag erstellt, der alle notwendigen Informationen enthält, um eine Entscheidung über die Umsetzung des Vorschlags in Form eines Projekts zu treffen. Unter einem Sponsor versteht man hierbei denjenigen, der ein Budget für das Projekt bereitstellt. Der Projektvorschlag wird diskutiert und es wird entschieden, ob ein Projekt begonnen werden soll.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJD1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJD1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration60">40</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 2</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wenn das Projekt genehmigt wurde, werden ein Projekt- und ein QS-Handbuch erstellt, die daraufhin untersucht werden, ob sie für die Durchführung des Projekts angemessen sind. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt Projekt definiert zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-AFF1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-AFF1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration61">41</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 3</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach der Projektdefinition werden die Anwenderanforderungen aufgelistet und einer Anforderungsbewertung unterzogen. Die Anforderungen werden auf Vollständigkeit und Korrektheit untersucht. Im Falle einer positiven Bewertung sind die Anforderungen in Form des Produktes Anforderungen (Lastenheft) aus fachlicher Sicht vorhanden und die Prioritäten festgelegt. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt Anforderungen festgelegt zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ITG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ITG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration62">42</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 4</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Liegen fachliche Anforderungen aus dem Produkt Anforderungen (Lastenheft) vor, so wird der Umfang der nun davon in der Iteration umzusetzenden Anforderungen geplant. Außerdem wird geprüft, ob die Produkte Projekthandbuch und QS-Handbuch das Projekt angemessen beschreiben und gegebenenfalls erfolgt eine Anpassung. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt Iteration geplant zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYS1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYS1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration63">43</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 5</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Im Projekt werden die eingeplanten Anforderungen evaluiert und ein erster Grobentwurf des Systems erstellt. Anforderungen und Grobentwurf werden in der Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft) dokumentiert. Das Pflichtenheft ist Grundlage für die weitere Entwicklung des Systems. Wenn bei dem Projekt Weiterentwicklung und Migration eines Altsystems durchgeführt wird, wird im Zusammenhang der Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft) eine Altsystemanalyse erstellt. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt System spezifiziert zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYE1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYE1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration64">44</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 6</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Ausgehend vom Grobentwurf werden Architekturen für das System sowie alle identifizierten Unterstützungssysteme entworfen. In den Architekturen werden Systemelemente bis auf die Ebene der HW- und SW-Einheiten identifiziert. Die Anforderungen werden den Systemelementen zugeordnet und spezifiziert. Der Entwicklungsprozess und die Prüfstrategie werden festgelegt. Dies kann für das System und die verschiedenen Unterstützungssysteme unabhängig voneinander geschehen, indem die folgenden Entscheidungspunkte bis zur Lieferung einzeln ausgeplant und möglicherweise zeitlich parallel durchgeführt werden. Ziel ist es, für das System und jedes Unterstützungssystem den Entscheidungspunkt System entworfen zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJA1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJA1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration65">45</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 7</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Werden im Rahmen des Systementwurfs (Entscheidungspunkt System entworfen) externe Einheiten für einen Unterauftrag identifiziert, so ist vom Auftragnehmer ein Teil-Auftraggeber-Projekt durchzuführen. Als erstes findet eine Ausschreibung statt und das erste Ziel eines Unterauftrags ist der Entscheidungspunkt Projekt ausgeschrieben. Die Entscheidungspunkte des Unterauftrags werden wie die entsprechenden Entscheidungspunkte in der Projektdurchführungsstrategie Vergabe und Durchführung eines Systementwicklungsprojektes (AG) durchgeführt.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA1-K.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA1-K.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration66">46</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 8</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach Erreichen des Entscheidungspunktes →<a href="1353cfb30c95ca5.html#ref1353cfb30c95ca5">System spezifiziert</a> können die Arbeiten am Feinentwurf beginnen. Dies geschieht parallel mit der Erstellung des Systementwurfs im Entscheidungspunkt System entworfen. Dort wird ausgehend von der →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> von den Systemen hin zu den Einheiten (<i>top-down</i>) der Systementwurf entwickelt. Bei der Projektdurchführungsstrategie →Komponentenbasierte Systementwicklung (AN) liegen zusätzlich zur →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> jedoch auch Spezifikationen für Externe SW-/HW-Module vor. Damit sich diese Module in den Systementwurf einbetten lassen, wird der Feinentwurf von den Modulen ausgehend hin zu den Einheiten (<i>bottom-up</i>) erstellt. Bei der parallelen Entwicklung des Systementwurfs und des Feinentwurfs ist darauf zu achten, dass die gemeinsame Schnittstelle, nämlich die →<a href="d4a5f6afc25563.html#refd4a5f6afc25563">SW-Einheit</a>en, →HW-Einheiten und die →<a href="c149fa7d52f02e.html#refc149fa7d52f02e">Externe Einheit</a>, eine schlüssige Darstellung des Entwurfs abbilden. Weiterhin werden der Entwicklungsprozess und die Prüfstrategie festgelegt und gegebenenfalls externe SW-/HW-Spezifikationen für Unteraufträge erstellt. Ziel dieser Aktivitäten ist es parallel zum Systementwurf den Feinentwurf zu erstellen den Entscheidungspunkt →<a href="17fcefb30cad425.html#ref17fcefb30cad425">Feinentwurf abgeschlossen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SER1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SER1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration67">47</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 9</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Alle im Feinentwurf identifizierten HW- und SW-Elemente werden entsprechend den Anforderungen realisiert und einer Prüfung unterzogen. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt Systemelemente realisiert zu erreichen. Hierbei ist auch eine iterative Vorgehensweise möglich, bei der nach der Realisierung von einigen Systemelementen des Feinentwurfs der Feinentwurf erweitert wird. Wurden im Rahmen des Feinentwurfs externe SW-/HW-Modul-Spezifikationen erstellt, so können für die Entwicklung der SW-/HW-Module Unteraufträge vergeben werden.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA4-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA4-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration68">48</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 10</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Damit der Feinentwurf und die Realisierung iterativ umgesetzt werden können, ist ein Rückschritt zur Erstellung des Feinentwurfs möglich. Bei diesem Schritt werden HW- bzw. SW-Einheiten, die in der vorhergehenden Iteration im Feinentwurf noch nicht berücksichtigt worden sind, im Feinentwurf verfeinert. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt Feinentwurf abgeschlossen zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYI2-K.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYI2-K.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration69">49</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 11</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Alle realisierten HW- und SW-Elemente und auch die Externen Einheiten, die über Unteraufträge bezogen wurden, werden zu Systemelementen und schließlich zum System beziehungsweise zu den Unterstützungssystemen zusammengefügt. Die integrierten Elemente werden einer Prüfung unterzogen. Parallel zur Beauftragung von Externen Einheiten und der projekteigenen Realisierung von Einheiten wird in jedem Fall der Entscheidungspunkt System integriert angesteuert, um die Integrationsfähigkeit der verschiedenen Einheiten zu gewährleisten. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt System integriert zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYS2-K.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYS2-K.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration70">50</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 12</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Da nicht nur Feinentwurf und Realisierung, sondern auch Systementwurf und Integration iterativ durchgeführt werden können, kann eine neue Iteration für die Systemerstellung geplant werden. Dabei können in der komponentenbasierten Systementwicklungen auch die Gesamtsystemspezifikation noch mal angepasst werden. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt System spezifiziert zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-LDG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-LDG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration71">51</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 13</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Das zu liefernde System wird entsprechend den Anforderungen zu einer Lieferung zusammengestellt. Eine Lieferung umfasst das Gesamtsystem, das aus dem System selbst und den Unterstützungssystemen zusammengesetzt wird, sowie gegebenenfalls eine Dokumentation. Zum Entscheidungspunkt Lieferung durchgeführt wird anhand der Ergebnisse entschieden, ob die Lieferung an den Auftraggeber zur Abnahme übergeben wird.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ABE1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ABE1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration72">52</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 14</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die Lieferung wird vom Auftraggeber hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen geprüft. Zum Entscheidungspunkt Abnahme erfolgt wird vom Auftraggeber anhand der Ergebnisse entschieden, ob Nachbesserungen notwendig sind. Ziel ist es, den Entscheidungspunkt Abnahme erfolgt zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ITG2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ITG2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration73">53</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 15</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wenn mehrere Iterationen bei der Systementwicklung vorgesehen sind, kann nach der Abnahme einer Iteration die detaillierte Planung der nächsten Iteration in Angriff genommen werden. Zur Planung einer neuen Iteration werden in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber alle offenen Änderungsanträge der Änderungsstatusliste geprüft. Zum Entscheidungspunkt Iteration geplant wird anhand der Liste entschieden, welche Änderungsanforderungen in die neue Iteration übernommen und welche vorerst zurückgestellt werden. Ferner wird festgelegt, welche Bestandteile, die noch nicht umgesetzt worden sind, in der neuen Iteration zu berücksichtigen sind. Die Änderungsanforderungen und die offenen Anforderungen der Gesamtsystemspezifikation sind Grundlage für einen neuen Entwicklungszyklus. Erneut wird geprüft, ob das Projekthandbuch und das QS-Handbuch das Projekt angemessen widerspiegeln. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt Iteration geplant zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-AFF2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-AFF2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration74">54</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 16</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach der erfolgten Abnahme des erstellten Systems kann sich wieder eine neue fachliche Anforderungserhebung anschließen. In dieser können dann die nächsten fachlichen Anforderungen für die Weiterentwicklung des Systems erfasst werden. Somit kann der Umfang des Systems wieder unter Einbeziehung z.B. der Fachabteilung erhöht werden.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJS1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJS1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration75">55</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN) - Schritt 17</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wurden alle Anforderungen berücksichtigt und gibt es keine offenen Änderungsanträge mehr, wird entschieden das Projekt abzuschließen. Ein Projektabschlussbericht wird erstellt. Das Ziel dieser Aktivitäten ist der Entscheidungspunkt Projekt abgeschlossen.</p>
      <p class="VModellXTHeading6">Auswahlkriterien</p>
      <table cellspacing="0" id="Table1117Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="12a79fa59c38f76.html#ref12a79fa59c38f76">Projektgegenstand</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">HW-System, HW- und SW-System / Eingebettetes System, SW-System, Systemintegration</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1127Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="ccc5fa59c5eaed.html#refccc5fa59c5eaed">Projektrolle</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">AG/AN mit Unterauftragnehmer, AG/AN ohne Unterauftragnehmer</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1137Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="13948fa59c7640e.html#ref13948fa59c7640e">Systemlebenszyklusausschnitt</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">Entwicklung, Weiterentwicklung und Migration</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1147Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="124cafa59c9a059.html#ref124cafa59c9a059">Fertigprodukte</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">Ja</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <div id="footer">
      <div class="up">
        <hr style="clear:both" />
      </div>
      <div class="down">[<a href="1500ffbca526ac9.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="df42106fce7993f.html">Zurueck</a>] [<a href="150ff10746a19972.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
    </div>
    <div class="navbar">
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="Projekt-V-Modell-XT.html#toc0">Teil 1: Grundlagen des V-Modells</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="1054cfba6d7ffd6.html#toc35">Teil 2: Eine Tour durch das V-Modell</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="6aa6f7a07a969d.html#toc54">Teil 3: V-Modell-Referenz Tailoring</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="17bfafba6c8100c.html#toc55">Einleitung</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="11ac7fba6c81d26.html#toc60">Vorgaben und Anleitung zum Tailoring</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="1587bfbca4e9415.html#toc61">Projektmerkmale</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="935dfd47fc625d.html#toc71">Projekttypen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="d2fafbca518044.html#toc73">Vorgehensbausteine</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="d24afbca520d68.html#toc90">Entscheidungspunkte</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="1500ffbca526ac9.html#toc106">Projektdurchführungsstrategien</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="df42106fce7993f.html#toc107">Inkrementelle Systementwicklung (AG/AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="current">
          <a href="11c410746a12ec5.html#toc108">Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="150ff10746a19972.html#toc109">Agile Systementwicklung (AG/AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="7c1310746a1a24a.html#toc110">Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="a574fbca536109.html#toc111">Tailoring-Produktabhängigkeiten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="183cfbca5582c8.html#toc119">Vorgehensbausteinindex</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="a4a8fd5b2e3073.html#toc120">Vorgehensbausteinindex (alphabetisch)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="55cafbca55ce16.html#toc121">Abbildungsverzeichnis</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="129acf7a07cbd9a.html#toc122">Teil 4: V-Modell-Referenz Rollen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="7b23f7a07ce3c8.html#toc153">Teil 5: V-Modell-Referenz Produkte</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="11432f7a07f9a6a.html#toc584">Teil 6: V-Modell-Referenz Aktivitäten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="fa7bf7a07cfd49.html#toc819">Teil 7: V-Modell-Referenz Konventionsabbildungen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e696fba6d82de2.html#toc869">Teil 8: Anhang</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e530fba6d8aff5.html#toc903">Teil 9: Vorlagen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="emptyDiv"></div>
    </div>
  </body>
</html>
